Bug Triage/fr

Pourquoi
Le triage des bogues est important pour organiser et hiérarchiser les bogues / fonctionnalités/correctifs par rapport à FreeCAD Bug Tracker. Si cette tâche est négligée, un projet peut souffrir de ce qu'on appelle "Bugtracker Bloat", qui consiste essentiellement en une accumulation et une décomposition de tickets négligés. Le triage aide également à identifier les tickets en double qui ont tendance à s'accumuler, en particulier s'il existe un problème non résolu de longue date que l'équipe FC connaît mais ne dispose pas des ressources nécessaires, quelle qu'en soit la raison.

Nouveau
Per MantisBT docs ː

En d'autres termes, le statut NEW indique plusieurs choses ː
 * 1) Le ticket n'a pas été confirmé.
 * 2) Le ticket est toujours en cours, c’est-à-dire que Les Trieurs/développeurs évaluent/clarifient les détails du ticket de l’OP.
 * 3) L'équipe de FreeCAD n'a pas encore décidé quoi faire avec ce ticket.

Tous les tickets FreeCAD ouverts avec le statut NEW.

Feedback
Les billets sont désignés dans cet état lorsqu'il est demandé à OP de fournir plus d'informations.

Le billet est en attente sur la base de la participation de OP. Par exemple, il manque des informations sur la version du FC dans le ticket. ou peut-être qu'un certain nom de bibliothèque ou version de tierce partie est requis, etc. Les développeurs doivent définir ce statut chaque fois qu'ils répondent à OP afin d'indiquer que le ticket est en attente. Ceci est important en raison de la possibilité pour OP de ne pas répondre, ce qui a une forte probabilité que le ticket «se décompose» dans le suivi.

Lorsque OP répond, le statut du ticket revient automatiquement à Nouveau. Ensuite, le billet doit être réexaminé pour décider de ce qui est nécessaire.

Une discussion plus approfondie sur ce sujet dans le forum FreeCAD.

Tous open FreeCAD tickets with FEEDBACK status dans le FC bugtracker.

Confirmé
Lorsqu'un ticket est confirmé, il a été soit Il est maintenant prêt à être assigné à ou par un dev.
 * un bug qui a été reproduit
 * une fonctionnalité qui a été mise au vert pour être considérée comme valide.

Tous open FreeCAD tickets with CONFIRMED status dans le FC tracker.

Assigné
Explicites, ces tickets ont été attribués à un développeur spécifique.

Tous open FreeCAD tickets with ASSIGNED status dans le FC tracker.

Résolu
Ces tickets ont été résolus mais pas encore fermés, probablement parce qu'ils ont besoin de la confirmation que le ticket a été corrigé.

-

Ouvert
Cela se passe d'explication, tous les billets restent "ouverts" s'ils restent pertinents, à la discrétion de l'équipe du FC.

Fixé
Tickets a bien été fixé.

Impossible de reproduire
Billets réputés non reproductibles

Dupliquer
Billets qui sont ou ont un billet en double.

Aucun changement requis
Billets où il a été vérifié qu'aucune modification n'est nécessaire.

Ne résoudra pas
L’équipe FC a rejeté la demande de billet pour quelque raison que ce soit.

Rouvert
Les billets qui ont été fermés me sont ensuite rouverts pour une raison pertinente. Très probablement, le problème a refait surface ou n'a pas été totalement résolu.

Marquage des tickets
Une méthodologie importante pour suivre les tickets par sujet/thème/catégorie. Il est important que les balises existantes soient utilisées pour baliser les problèmes avant que de nouvelles balises ne soient créées. Si des tags en double ou superflus sont créés, l’administrateur de suivi des bogues est responsable de les supprimer et, si possible, de recaler les tickets.

En relation
Traqueur de bogues